type: message

role: user

type: text

text:
[Sun 2026-03-08 12:07 GMT+8] [Subagent Context] You are running as a subagent (depth 1/1). Results auto-announce to your requester; do not busy-poll for status.

[Subagent Task]: 你是尚书省秘书处（修订官）。请根据 `org/PILOT_AUDIT_REPORT.md` 的必改项，修订 `org/PILOT_TASK_ORDER.md`，并输出为 `org/PILOT_TASK_ORDER_v2.md`。要求必须补齐：1) 分发里程碑、责任人、止损点；2) 失败回路（刑部介入条件+回滚策略）；3) 命中升级条件后“暂停并上报谷老板”的硬约束语句。完成后给3行摘要。


role: assistant

type: thinking

type: reasoning

read

type: toolCall

api: openai-responses

stopReason: toolUse


role: toolResult

toolName: read

text:
# PILOT_AUDIT_REPORT｜门下省审计报告（PILOT-001）

- 审计对象：`org/PILOT_TASK_ORDER.md`
- 依据：`org/CONSTITUTION_v1.md`、`org/AUDIT_CHECKLIST.md`
- 审计时间：2026-03-08

## 1) 审计结论
**结论：驳回（补齐必改项后可快速复审）。**

判定理由（摘要）：
- 任务单已覆盖目标/范围/状态机/风险/验收/预算，主流程与宪章总体一致；
- 但未满足审计清单中的关键放行 Gate：**分发阶段缺少里程碑、责任人、止损点**；**失败回路缺少明确“刑部介入条件 + 回滚策略”**；
- 因此当前版本不具备“直接放行到尚书分发”的条件。

---

## 2) 必改项（未完成前不得放行）

1. **补齐 Dispatch 任务包字段（审计清单 Gate）**
   - 需在任务单中明确：
     - 里程碑（M1/M2/M3）
     - 责任角色（尚书/工部/户部/刑部等）
     - 止损点（超时、超 Token、证据缺失时立即暂停）

2. **补齐失败回路定义（双签与失败铁律落地）**
   - 明确：
     - 刑部介入触发条件（如执行失败、验收不通过、证据不完整）
     - 回滚策略（回滚对象、回滚步骤、回滚后验证）
     - 失败后禁止直接重试，须先经刑部结论

3. **补齐升级上报触发与动作**
   - 在任务单正文加入“命中升级条件即暂停并上报谷老板”的执行语句；
   - 至少覆盖宪章第4条：对外发送/不可逆/隐私或边界变化/预算超阈值/高不确定性。

---

## 3) 建议项（可提升通过后执行质量）

1. **在验收标准中增加“责任到人 + 证据文件命名规范”**
   - 例如：`org/PILOT_SIGNOFF.md`（双签）、`org/PILOT_BUDGET_LOG.md`（户部）、`org/PILOT_JUSTICE_CASE.md`（刑部）。

2. **补充“假设”字段以完全对齐宪章产出模板**
   - 当前最终报告模板含“结论/证据/风险/下一步”，建议加“关键假设”。

3. **预算闸门数值化**
   - 为 Token 与时长设置明确阈值（如 30k token、40 分钟），并定义超阈动作（降级/暂停/上报）。

---

## 4) 条款对齐速览

- 与《宪章v1》一致项：
  - 状态机主链路齐全（Draft→Audit→Dispatch→Execute→Verify→Report→Archive）
  - 双签顺序正确（门下/兵部在工部执行前）
  - 成本可见与证据追踪意识已体现

- 与《审计清单》不一致项（导致驳回）：
  - 分发包缺里程碑/责任人/止损点
  - 失败回路缺刑部介入条件与回滚策略
  - 升级条件虽有边界意识，但缺“命中即暂停上报”的明确操作语句

---

## 5) 复审放行条件
当且仅当以上“必改项”全部补齐并写入 `org/PILOT_TASK_ORDER.md`，门下省可在复审中改判为通过，并出具：

**“审计通过，可放行到尚书分发。”**


text:
# PILOT_TASK_ORDER｜第一轮真实协同执行任务单（宪章v1）

## 1) 目标
验证 OpenClaw 多 subagent 在《三省六部协作宪章 v1》下可真实协同运行，完成一次“Draft→Audit→Dispatch→Execute→Verify→Report→Archive”闭环，并保留可追踪证据。

## 2) 范围
- **包含**：三省流转、双签（门下+兵部）前置、一次工部执行、一次户部预算记录、一次刑部失败分流演练（可轻量模拟）。
- **不包含**：对外发布、不可逆删除、隐私外发、生产系统高风险改动。
- **边界**：仅在本地工作区 `org/` 内产出与验证。

## 3) 执行步骤（按状态机）
1. **Intake**：尚书省登记试点任务ID（`PILOT-001`），确认目标与约束。
2. **Draft（中书省）**：产出本任务单与执行清单（本文件）。
3. **Audit（门下省）**：审计逻辑完整性、风险、预算可行性；给出通过/驳回。
4. **Guardian Sign（兵部）**：执行前安全确认；与门下形成“双签”。
5. **Dispatch（尚书省）**：向六部分派最小任务包（工/户/刑/礼/吏）。
6. **Execute（工部）**：完成1个低风险可验证动作（如生成验证文件 `org/PILOT_EXECUTION_LOG.md`）。
7. **Verify（门下+尚书）**：核对产物、日志、双签记录、预算记录是否齐全。
8. **Report（尚书省）**：形成试点结果摘要（结论+证据+风险+建议）。
9. **Archive（尚书省）**：归档到 `org/`，标记通过项与待改进项。

## 4) 所需工具
- OpenClaw 子代理机制（subagent 调度与回传）
- 文件工具：`read` / `write` / `edit`
- 命令工具：`exec`（仅低风险本地命令）
- （可选）`process` 用于长任务状态管理

## 5) 风险点
- **流程漂移**：跳过 Audit 或双签直接执行。
- **角色越权**：尚书/工部替代谷老板做重大拍板。
- **证据缺失**：有结论但无日志与依据。
- **预算失控**：多轮重试导致 token/时间超预期。
- **失败未入刑部**：出错后直接重试，缺少原因归档。

## 6) 验收标准（必须全部满足）
1. `PILOT-001` 全状态有记录：Draft/Audit/Dispatch/Execute/Verify/Report/Archive。
2. 存在门下+兵部双签证据后，工部才执行。
3. 至少1个工部产物文件 + 1份预算记录 + 1份审计结论。
4. 至少1次失败分流到刑部（可模拟），并有修复建议。
5. 最终报告符合宪章模板：结论、证据、风险、下一步（2-3选项+推荐）。

## 7) 预算估算（首轮）
- **Token**：约 18k–35k（多 subagent 往返 + 审计与汇总）
  - Draft/Audit/Dispatch：6k–12k
  - Execute/Verify：6k–10k
  - Report/Archive：6k–13k
- **时间**：约 25–45 分钟
  - 协调与分派：8–15 分钟
  - 执行与校验：10–18 分钟
  - 汇总与归档：7–12 分钟

---
**执行建议（推荐）**：先按“最小闭环”跑通（单任务、单失败演练、单报告），通过后再扩展到并行多任务与更严格预算闸门。


thinking: **Planning comprehensive v2 rewrite**

text: **Planning comprehensive v2 rewrite**

write

content:
# PILOT_TASK_ORDER_v2｜第一轮真实协同执行任务单（宪章v1，审计修订版）

## 1) 目标
验证 OpenClaw 多 subagent 在《三省六部协作宪章 v1》下可真实协同运行，完成一次“Draft→Audit→Dispatch→Execute→Verify→Report→Archive”闭环，并保留可追踪证据。

## 2) 范围
- **包含**：三省流转、双签（门下+兵部）前置、一次工部执行、一次户部预算记录、一次刑部失败分流演练（可轻量模拟）。
- **不包含**：对外发布、不可逆删除、隐私外发、生产系统高风险改动。
- **边界**：仅在本地工作区 `org/` 内产出与验证。

## 3) 执行步骤（按状态机）
1. **Intake（尚书省）**：登记试点任务ID（`PILOT-001`），确认目标与约束。
2. **Draft（中书省）**：产出本任务单与执行清单（本文件）。
3. **Audit（门下省）**：审计逻辑完整性、风险、预算可行性；给出通过/驳回。
4. **Guardian Sign（兵部）**：执行前安全确认；与门下形成“双签”。
5. **Dispatch（尚书省）**：向六部分派最小任务包（工/户/刑/礼/吏），并写入里程碑、责任人、止损点。
6. **Execute（工部）**：完成1个低风险可验证动作（如生成验证文件 `org/PILOT_EXECUTION_LOG.md`）。
7. **Verify（门下+尚书）**：核对产物、日志、双签记录、预算记录是否齐全。
8. **Report（尚书省）**：形成试点结果摘要（结论+证据+风险+建议）。
9. **Archive（尚书省）**：归档到 `org/`，标记通过项与待改进项。

## 4) Dispatch 分发任务包（必填 Gate）
### 4.1 里程碑（M1/M2/M3）
- **M1（分发完成）**：任务包全部下发并确认接单，含目标、输入、输出、预算上限、止损点。
  - 完成标志：`org/PILOT_DISPATCH_LOG.md` 记录全部责任角色与时间戳。
- **M2（执行与预算完成）**：工部交付执行产物，户部提交预算日志。
  - 完成标志：`org/PILOT_EXECUTION_LOG.md` + `org/PILOT_BUDGET_LOG.md`。
- **M3（校验与归档完成）**：门下完成复核，尚书形成结论并归档。
  - 完成标志：`org/PILOT_SIGNOFF.md` + 最终报告文件。

### 4.2 责任人（角色到岗）
- **尚书省（总责）**：分发、节奏控制、升级上报、最终归档。
- **中书省**：任务定义与文本修订。
- **门下省**：审计与验收判定（通过/驳回）。
- **兵部**：执行前安全把关（与门下双签）。
- **工部**：执行动作与产物交付。
- **户部**：Token/时长/重试成本记录与超阈提示。
- **刑部**：失败案件接管、原因归档、回滚裁定。

### 4.3 止损点（命中即停）
满足任一条件，立即停止当前执行并进入升级或失败回路：
1. **超时止损**：单任务执行超过 **40 分钟**。
2. **预算止损**：累计 Token 超过 **30k** 或重试超过 **2 次**。
3. **证据止损**：缺任一关键证据（双签/执行日志/预算日志/验收记录）。

## 5) 失败回路（刑部介入 + 回滚策略）
### 5.1 刑部介入触发条件
出现以下任一情况，必须由刑部接管：
1. 工部执行失败（命令失败、产物不达标、关键步骤中断）。
2. 门下验收不通过（证据不全、逻辑断裂、越权执行）。
3. 预算或时长触发止损点。
4. 出现潜在边界违规（外发、不可逆、隐私处理不当）。

### 5.2 回滚策略（禁止裸重试）
- **回滚对象**：本轮新增或修改的任务产物、状态记录、分发指令。
- **回滚步骤**：
  1) 冻结当前执行上下文并标记 `FAILED_LOCKED`；
  2) 恢复到最近一个“门下+兵部双签后、工部执行前”的稳定快照；
  3) 将失败原因写入 `org/PILOT_JUSTICE_CASE.md`（含触发条件、证据、责任角色、修复建议）；
  4) 刑部给出“允许重开/禁止重开”裁定。
- **回滚后验证**：门下复核回滚完整性，尚书确认后才可进入下一轮。

### 5.3 失败铁律
- 失败后**不得直接重试**。
- 必须先完成“刑部结论 + 门下复核 + 尚书确认”三步，方可重开执行。

## 6) 升级上报硬约束（强制语句）
命中以下任一升级条件时，必须执行：

> **“立即暂停当前流程，并上报谷老板；在收到谷老板明确指令前，任何角色不得继续执行、不得绕过流程、不得以默认授权替代审批。”**

升级条件至少包括：
1. 涉及对外发送。
2. 涉及不可逆操作。
3. 涉及隐私数据外发或边界变化。
4. 预算超阈值（Token/时长/重试）。
5. 高不确定性或责任归属不清的重大决策。

## 7) 所需工具
- OpenClaw 子代理机制（subagent 调度与回传）
- 文件工具：`read` / `write` / `edit`
- 命令工具：`exec`（仅低风险本地命令）
- （可选）`process` 用于长任务状态管理

## 8) 风险点
- **流程漂移**：跳过 Audit 或双签直接执行。
- **角色越权**：尚书/工部替代谷老板做重大拍板。
- **证据缺失**：有结论但无日志与依据。
- **预算失控**：多轮重试导致 token/时间超预期。
- **失败未入刑部**：出错后直接重试，缺少原因归档。

## 9) 验收标准（必须全部满足）
1. `PILOT-001` 全状态有记录：Draft/Audit/Dispatch/Execute/Verify/Report/Archive。
2. 存在门下+兵部双签证据后，工部才执行。
3. 至少1个工部产物文件 + 1份预算记录 + 1份审计结论。
4. 至少1次失败分流到刑部（可模拟），并有修复建议与回滚记录。
5. 最终报告符合宪章模板：结论、证据、风险、下一步（2-3选项+推荐）。

## 10) 预算估算（首轮）
- **Token**：约 18k–35k（多 subagent 往返 + 审计与汇总）
  - Draft/Audit/Dispatch：6k–12k
  - Execute/Verify：6k–10k
  - Report/Archive：6k–13k
- **时间**：约 25–45 分钟
  - 协调与分派：8–15 分钟
  - 执行与校验：10–18 分钟
  - 汇总与归档：7–12 分钟

---
**执行建议（推荐）**：先按“最小闭环”跑通（单任务、单失败演练、单报告），通过后再扩展到并行多任务与更严格预算闸门。


toolName: write

text: Successfully wrote 3005 bytes to /Users/guchen/.openclaw/workspace/org/PILOT_TASK_ORDER_v2.md


text:
已完成修订，并输出新文件：`org/PILOT_TASK_ORDER_v2.md`。
本版已按审计必改项补齐三块：分发里程碑/责任人/止损点、失败回路（刑部介入+回滚策略）、升级命中后的“暂停并上报谷老板”硬约束语句。

3行摘要：
1) 新增 Dispatch Gate：M1/M2/M3 里程碑、七方责任角色、3条止损点（40分钟/30k token或>2次重试/证据缺失）。
2) 新增失败回路：定义刑部介入4类触发、标准回滚步骤、回滚后验证，并明确“失败后不得直接重试”。
3) 新增强制升级条款：命中外发/不可逆/隐私边界/预算超阈/高不确定性时，**立即暂停并上报谷老板**，未获明确指令不得继续执行。

stopReason: stop